HĐND tỉnh Quảng Trị

http://www.hdndquangtri.gov.vn

Ban Văn hóa - Xã hội làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 16/10/2024, Ban VHXH HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở GD&ĐT để thẩm tra Tờ trình số 170/TTr-UBND ngày 27/9/2024 của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư “Dự án xóa phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh và xây dựng Trường THPT Hướng Hóa”. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc; tham dự có các thành viên Ban VHXH, đại diện lãnh đạo Sở KHĐT, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
banvh sogd
Đ/c Hồ Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
 
Dự án xóa phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo, nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh và xây dựng Trường THPT Hướng Hóa đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 với tổng mức đầu tư 130 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ. Dự án được chia thành 2 hợp phần: Hợp phần 1: Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 85 tỉ đồng; Hợp phần 2: Xây dựng Trường THPT Hướng Hóa với tổng kinh phí 45 tỉ đồng. Sau gần 03 năm triển khai nghị quyết của HĐND tỉnh có nhiều hạng mục triển khai gặp phải những khó khăn, vướng mắc đó là: Chỉ số giá xây dựng của tỉnh công bố trong thời gian thực hiện dự án lớn hơn chỉ số giá xây dựng được sử dụng để tính dự phòng trượt giá trong tổng mức đầu tư dự án. Đặc biệt, chi phí nhân công và giá vật liệu, thiết bị tăng cao so với thời điểm khảo sát lập chủ trương đầu tư dự án vào cuối năm 2020; Các quy chuẩn thiết kế mới được ban hành, đặc biệt quy chuẩn, tiêu chuẩn về đảm bảo phòng cháy, chữa cháy có yêu cầu bổ sung nhiều giải pháp thiết kế về lối thoát nạn, thang thoát hiểm, bể chữa cháy, nên không thể tiếp tục thực hiện được. Theo đó, Dự án thành phần 1 có mức đầu tư 85 tỉ đồng sẽ không đảm bảo nguồn vốn để triển khai thực hiện toàn bộ các hạng mục công trình, phải cắt giảm 24 hạng mục công trình tại các điểm trường. Vì vậy, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hồ Thị Thu Hằng nhấn mạnh, trong điều kiện ngân sách của địa phương còn nhiều khó khăn, các cơ quan chuyên môn và UBND tỉnh đã có nhiều cuộc họp để bàn bạc tìm kiếm nguồn vốn bổ sung cho dự án, tuy nhiên đến nay vẫn không có nguồn vốn để bổ sung. Ban VHXH thống nhất báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và HĐND tỉnh về những vấn đề nêu trên để HĐND tỉnh xem xét quyết định theo thẩm quyền. Đồng thời, đề nghị các địa phương có dự án được đầu tư cần khảo sát, tính toán kỹ lưỡng địa điểm xây dựng và các vấn đề liên quan để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án đúng kế hoạch đề ra.
 

Tin, ảnh: BBT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây