HĐND tỉnh Quảng Trị

http://www.hdndquangtri.gov.vn

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện dự án đầu tư Đường huyện ĐH.43 và dự án xây dựng công trình Cầu Bến Lội, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong.

Chiều ngày 07/8/2024, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện dự án đầu tư Đường huyện ĐH.43 và dự án xây dựng công trình Cầu Bến Lội, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong.
banktns kstrp
 
Theo Báo cáo của UBND huyện Triệu Phong, công trình: Đường huyện ĐH.43 do UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 22/10/2020. Tổng mức đầu tư: 14.825 triệu đồng; nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 14.000 triệu đồng, ngân sách huyện 825 triệu đồng; thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2022 (Điều chỉnh thời gian thực hiện từ năm 2020-2024 theo Văn bản số 2348a/UBND-CN ngày 26/7/2022 của UBND huyện Triệu Phong. Quy mô dự án: Chiều dài tuyến L=1.780,67m, mặt cắt ngang: Nền đường rộng 6,5m bao gồm: mặt đường bằng BTXM rộng 5,5m; lề đường đất 0,5m x 2bên=1,0m. Cầu qua kênh thuỷ lợi km0+892,17: Cầu 3 nhịp x 7m, tổng chiều dài cầu L=22,7m, Khổ cầu: B=6,5+0,35x2=7,2m. Tình hình thực hiện: Đoạn 1 dài 925,10m: Đã thi công hoàn thiện phần nền mặt đường, kè, cống thoát nước. Phần lề đường đang hoàn thiện. Đoạn 2 dài 855,57: Đã thi công hoàn thiện phần nền mặt đường 622m/855m (còn lại 233m đang thi công), cống thoát nước đã hoàn thành. Phần lề đường chưa thi công (do vướng mắc GPMB. Cầu qua kênh thuỷ lợi km0+892,17 chưa thi công (Năm 2023, vốn bố trí cho công trình 3.237 triệu đồng để thi công cầu từ nguồn đấu đất của doanh nghiệp, do nguồn đấu đất gặp khó khăn nên chưa nhập dự toán). Tổng khối lượng đã thực hiện: 11.357 triệu đồng. Tổng nguồn vốn đã bố trí: 10.763 triệu đồng, đã nhập dự toán 10.763 triệu đồng; giải ngân 10.763 triệu đồng/10.763 triệu đồng.

Công trình: Cầu Bến Lội, xã Triệu Giang, do UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 16/7/2020. Tổng mức đầu tư: 19.000 triệu đồng; nguồn vốn đầu tư: Nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh và các nguồn hợp pháp khác: 18.000 triệu đồng, ngân sách phân cấp huyện quản lý: 1.000 triệu đồng; thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2022 (Điều chỉnh thời gian thực hiện từ năm 2020-2023 theo Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị). Quy mô dự án: Phần cầu: Cầu 4 nhịp x 7m, tổng chiều dài cầu L=29,2m, Khổ cầu: B=6,5+0,5x2=7,5m; Phần đường hai đầu cầu: Chiều dài thiết kế và vuốt nối 278,35m; Bề rộng nền đường 7,5m, gồm: mặt đường rộng 5,5m, lề gia cố mỗi bên 0,5m. Tình hình thực hiện: Công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng (Ngày khởi công là 09/02/2022; Ngày hoàn thành 24/12/2023; Ngày bàn giao đưa vào sử dụng 30/01/2024. Tổng khối lượng đã thực hiện: 12.304 triệu đồng; tổng nguồn vốn đã bố trí: 12.265 triệu đồng, giải ngân 12.265 triệu đồng.

Tại hiện trường Cầu Bến Lội xã Triệu Giang, Ban QLDA, PTQĐ&CCN huyện Triệu Phong đề xuất nguồn kinh phí còn lại của dự án xin đầu tư nâng cấp sửa chữa kè thường lưu và hạ lưu của cầu Bến Lội. Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Ánh tiếp thu kiến nghị, đề xuất khi được UBND tỉnh trình và Thường trực HĐND tỉnh phân công thẩm tra./.
 
Tin, ảnh: Lê Thiện
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây